Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdnd.caobang.gov.vn

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Thành phố

Sáng 3/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Thành phố.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh và đoàn công tác kiểm tra tuyến đường tại khu vực phường Duyệt Trung (Thành phố).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Thành phố do Sở Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III miền núi, 2 làn xe theo tiêu chuẩn TCVN4054-2005, chiều dài tuyến khoảng 7,56 km, tổng mức đầu tư 221,880 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 1/2023, dự kiến đến tháng 6/2024 hoàn thành. Lũy kế giải ngân từ lúc khởi công đạt 81,023/141,61 tỷ đồng, bằng 57,22% tổng số vốn được bố trí.

Về công tác giải phóng mặt bằng, giai đoạn 1 (năm 2008 - 2014) hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt khoảng 80% khối lượng, bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu thi công 5,5/7,56 km; giai đoạn 2 (năm 2021 - 2024) chủ đầu tư đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023, phần đất bổ sung dự án so với giai đoạn 1 là 0,96 ha (phần xử lý kỹ thuật sạt lở taduy dương nền đường), chỉ định nhà thầu đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện đang thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính khu vực dự án đi qua.

Qua kiểm tra thực tế, dự án còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa phận phường Duyệt Trung, Đề Thám; mặt bằng thi công, đường vận chuyển đến bãi đổ thải của dự án vướng mắc tại một số vị trí chưa có mặt bằng, tuyến thi công chưa thông dẫn đến khó khăn về đường vận chuyển đổ thải, thay đổi hướng đường vận chuyển, làm tăng cự ly, cước vận chuyển và tăng giá thành xây dựng…

Tại buổi kiểm tra, Sở Giao thông - Vận tải kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư Dự án phát triển đô thị số 7A thi công tuyến N5 bảo đảm đồng bộ kết nối với Dự án tuyến tránh Thành phố và hoàn thành đến ngày 30/6/2024. UBND Thành phố chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng Thành phố, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc yêu cầu các hộ gia đình đã được đền bù giai đoạn trước (2008 - 2014) thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, sớm giải quyết các điểm tắc nghẽn để thông tuyến và phục vụ công tác đổ thải. Phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố quản lý… Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư, UBND Thành phố thực hiện các thủ tục về đăng ký đất đai, bản đồ rải thửa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tiến hành rà soát đối với các điểm còn vướng mắc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, quy định về đền bù giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, thiết kế cần xác định các vị trí mái taluy bị trượt, sạt lở trên tuyến và có biện pháp xử lý ngay; kiểm tra rà soát các điểm sạt, trượt phải có văn bản để đơn vị thi công vào xử lý để đảm bảo an toàn. Thành phố phối hợp giải quyết ngay các điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/8/2023; tất cả hộ đủ điều kiện quy định về phải triển khai ngay, đo đạc kiểm điếm khẩn trương đền bù, quyết liệt thực hiện các biện pháp kể cả cưỡng chế; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân để tạo sự đồng thuận cho người dân về dự án. Đối với vị trí bãi thải, Thành phố tổng hợp ý kiến của người dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố phối hợp giải quyết vướng mắc, cải tạo đất xong trước ngày 15/8/2023.

Chủ đầu tư, tư vấn, đơn vị thi công tập trung phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, làm đến đâu gọn đến đó; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đến cuối năm đạt 100%. Từ nay đến ngày 30/8/2023, chủ đầu tư và Thành phố giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, vị trí đổ thải để tạo điều kiện thi công dự án hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Tác giả: Diệu Hoa

Nguồn tin: Nguồn: Báo Cao Bằng điện tử (http://baocaobang.vn):

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây