Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

http://hdnd.caobang.gov.vn

HĐND tỉnh Cao Bằng: Khảo sát tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình xây dựng một số dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh tại Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh.

Thực hiện chương trình khảo sát tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; giải ngân vốn xây dựng cơ bản; việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh; đề xuất nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 15. Ngày 25/11, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh khảo sát tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, do đồng chí Đàm Viết Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.
Đoàn khảo sát làm việc tại Khu công nghiệp Chu Trinh

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Năm 2020, Ban Quản lý đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(GCNĐKĐT) cho 02 dự án với tổng số vốn đăng ký là 30 tỷ đồng; điều chỉnh 07 giấy chứng nhận đầu tư của 07 dự án đầu tư và thực hiện thu hồi 01 dự án trong khu kinh tế;. Đến thời điểm hiện nay có 67 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 14.543 tỷ đồng (số tiền đã giải ngân theo tiến độ đăng ký của các dự án khoảng 500 tỷ). Tổng vốn đầu tu công giao cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh năm 2020 là 179,2 tỷ đồng cho 7 dự án (cả vốn chuyển nguồn năm 2019, đã giải ngân được 91,94 tỷ đồng đạt 51,3%
Hiện nay Ban thực hiện các dự án đầu tư tại cửa khẩu Trà Lĩnh và Khu công nghiệp Chu trinh: Tổng số dự án thực hiện giai đoạn 2016-2020 là 4 dự án.

 Tại cửa khẩu Trà Lĩnh là 03 dự án: mở rộng đường vào lối mở Nà Đoỏng, cửa khẩu Trà Lĩnh và dự án nhà làm việc của các lực lượng chức năng và các hạng mục phụ trợ tại lối mở Nà Đoỏng, huyện Trà Lĩnh(nay là huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng (đã hoàn thành); dự án đang triển khai: Hệ thống đường giao thông chính và hạ tầng thiết yếu khác trong khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng đang được triển khai. Tuyến PK1 đoạn từ cọc 50 đến nút giao N2 đang thi công hoàn thiện lớp K98; đang rải base QL34 đoạn từ nút giao N3 đến nút giao N4 bên trái tuyến, base bên phải tuyến đến cọc 15. Đã hoàn thiện các hố Gas và cống tròn D75 trên tuyến QL34. Chuẩn bị thi công đường gom trước khu tái định cư Bản Hía và di chuyển đường dây viễn thông, dây điện, cáp quang sang cột mới. Tuyến bổ sung vào bãi rác thải (đổ đất thải công trình): Đang hoàn thiện và chỉnh sửa lại cos nền. Tuyến đường QL34 kéo dài ( cọc 12 - nút N7): Đã hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, ký kết hợp đồng thi công xây dựng gói thầu, hiện nay bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu tiến hành thi công.

Tại khu công nghiệp Chu Trinh: Đang triển khai 01 dự án là dự án đường vào và hệ thống xử lý nước thải KCN Chu Trinh. Hạng mục Đường vào khu công nghiệp (phần móng mặt đường): Đang đúc con vỉa, cấu kiện bê tông đúc sẵn được khoảng 60%, cống thoát nước đạt dọc được khoảng 50% và đang tiến hành xử lý nền đất đắp K98. Hạng mục trạm xử lý nước thải: Đã tổ chức mở thầu, hiện nay Tổ tư vấn đang chấm thầu, đến cuối tháng 11/2020 có kết quả để ký hợp đồng thi công xây dựng.

Tại buổi làm việc Ban kiến nghị HĐN D tỉnh sớm thông qua Nghị quyế tsửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho phát triển kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu để tạo sự đột phá cho phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng những năm tới.

Phát biểu tại buổi làm việc đ/c Đàm Viết Hà nhất trí với các kiến nghị nêu trên và đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách xem xét bổ sung các nội dung Ban kiến nghị vào nội dung của kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh.

 

Tác giả: Tuyết Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây