Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdnd.caobang.gov.vn

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Hòa An giám sát tình hình thực hiện Dự án 3 “Phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất theo chuỗi giá trị”

Ngày 10-11-2023, đoàn giám sát Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện Hòa An đến giám sát tình hình thực hiện Dự án 3: Phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Dân Chủ và phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
Đoàn giám sát làm việc tại xã Dân Chủ.
Tại xã Dân Chủ, tổng nguồn vốn được giao thực hiện Dự án 3 hơn 2 tỷ 720 triệu đồng, trong đó tổng vốn thực hiện Tiểu dự án 1 Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân năm 2022 -2 023 hơn 1 tỷ 665 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ khoán bảo vệ rừng cho 13 tổ cộng đồng, hỗ trợ bảo vệ rừng cho 03 cộng đồng xóm và 231 hộ gia đình, dự kiến số vốn không thể giải ngân hơn 709 triệu đồng. Tiểu dự án 2 thực hiện 02 dự án chăn nuôi bò sinh sản tại các xóm Mỏ Sắt, Bản Hoá, Khuổi Bốc, Cao Sơn, Danh Sỹ và Hoằng Sums với tổng số 37 hộ tham gia. Hiện nay, xã đã tiến hành ký hợp đồng với tổ cộng đồng để thực hiện và tập huấn kỹ thuật nuôi bò sinh sản cho các hộ đăng ký tham gia dự án. Dự án hỗ trợ phân bón chuyên dùng cho cây thuốc lá cho 59 hộ dân tại các xóm Khuổi Bốc, Danh Sỹ, Tân Cường và Bản Mạ. Hiện nay đã hoàn thiện hồ sơ và gửi phòng chuyên môn thẩm định. Dự kiến tổng nguồn vốn Dự án 3 chưa thực hiện được trong năm 2023 hơn 1 tỷ 049 triệu đồng.

Tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa An, tổng nguồn vốn được giao hơn 11 tỷ 400 triệu đồng. Đã triển khai rà soát nhu cầu tham gia chuỗi liên kết, xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện 03 mô hình chăn nuôi bò sinh sản theo chuỗi giá trị với số vốn dự kiến 9 tỷ đồng; thực hiện 01 mô hình trồng cây quế theo chuỗi giá trị với số vốn hơn 908 triệu đồng. Dự kiến giải ngân đến 31/12/2023 hơn 9 tỷ 908 triệu đồng, số vốn chưa giải ngân dự kiến xin chuyển nguồn sang năm 2024 là hơn 1 tỷ 495 triệu đồng.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp để triển khai Dự án hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc tại hai đơn vị, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Hòa An đề nghị: cấp ủy, chính quyền 02 đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 3; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các mô hình liên kết thuộc Dự án để phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện; tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện từng mô hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định và cam kết với huyện,…

Tác giả: Phạm Hà

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây