Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdnd.caobang.gov.vn

Tập trung nhân lực, vật lực thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Chiều 6/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các đơn vị thi công các dự án.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu tại cuộc họp
Dự án đường tỉnh 208 từ thị trấn Đông Khê (Thạch An) - xã Cách Linh, Triệu Ẩu (Quảng Hòa) - xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (Hạ Lang) - xã Chí Viễn (Trùng Khánh) được HĐND tỉnh phê duyệt ngày 27/7/2017 với tổng mức đầu tư 1.470 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh phương án tuyến đoạn qua thị trấn Thanh Nhật, điều chỉnh tại một số đoạn tuyến để giảm chi phí giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 1 hoàn thành năm 2020, hiện đang triển khai giai đoạn 2 với chiều dài 33,56 km, đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát và ký kết hợp đồng xây dựng với các đơn vị trúng thầu. Đến ngày 30/6/2022, dự án giải ngân gần 70,6 tỷ đồng, đạt 11,4%.
Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205 với chiều dài gần 23,2 km, tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng, đến ngày 30/6/2022 đã giải ngân trên 1,1 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng kiểm đếm được 2 xã Chí Thảo, Cách Linh và thị trấn Quảng Uyên.
Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông (Hà Quảng) với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, đến ngày 30/6/2022 giải ngân trên 18,5 tỷ đồng. Dự án hoàn thành lựa chọn nhà thầu gói thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn giám sát, đã lập phương án và dự toán bồi thường nhưng chưa đủ điều kiện thẩm định, phê duyệt phương án.
Hiện, 3 công trình giao thông trọng điểm trên đang gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai như: công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên, bố trí nguồn vốn, khó khăn trong việc đổ thải…
Tại cuộc họp, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh báo cáo về tình hình triển khai các dự án trọng điểm: Dự án trụ sở làm việc HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trụ sở làm việc của các sở, ban, ngành tỉnh; Trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng tỉnh; Dự án bảo tàng tỉnh.
Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh kiến nghị: Đối với Dự án trụ sở làm việc cơ quan Đảng tỉnh, UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đồng ý cho chủ trương điều chỉnh dự án, điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thời gian thực hiện dự án để kịp thời thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 7/2022. Đối với Dự án Bảo tàng tỉnh, UBND tỉnh và các ngành liên quan bổ sung thêm nguồn vốn trong năm 2022 là 100 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành. Bố trí nguồn vốn đầu tư cho Dự án trụ sở làm việc của các sở, ngành để có cơ sở lựa chọn các gói thầu.
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, chủ đầu tư tập trung cao độ nhân lực, vật lực cho các công trình, dự án trọng điểm. Đối với 3 dự án giao thông trọng điểm, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cần phối hợp với các sở, ngành, các huyện, đơn vị thi công tập trung giải quyết những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí vốn, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư giải quyết nhanh những khó khăn, vướng mắc; tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Tác giả: Vũ Tiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây