Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdnd.caobang.gov.vn

Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Cao Bằng.

Theo kế hoạch (KH), năm 2022, Cao Bằng được giao tổng vốn đầu tư công 3.334 tỷ 549 triệu đồng. Đến ngày 15/5/2022, toàn tỉnh phân bổ chi tiết cho các chủ đầu tư thực hiện 2.471 tỷ 220 triệu đồng, bằng 74,1% KH; số vốn chưa phân bổ chi tiết 873 tỷ 494 triệu đồng, chiếm 25,9% KH. Số vốn trên chưa phân bổ cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) với nguồn vốn ngân sách địa phương 335 tỷ 494 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương 538 tỷ đồng, do dự án đang trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, chưa có quyết định phê duyệt nên chưa đủ điều kiện giao vốn theo quy định.
ảnh minh họa
Đến ngày 15/5/2022, toàn tỉnh giải ngân 263.034,831 triệu đồng, đạt 7,9% KH, giảm 3,3% so cùng kỳ năm 2021, số vốn giải ngân đạt thấp do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng, giá vận chuyển tăng cao ảnh hưởng đến công tác lập dự toán và thi công xây dựng; nhiều dự án thanh toán vào cuối năm 2021 chủ yếu là tạm ứng thanh toán, do đó những tháng đầu năm 2022 phải thực hiện hoàn ứng giá trị đã ứng năm 2021.
Đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài giải ngân theo hình thức ghi thu, ghi chi, trong quá trình thực hiện phải tuân thủ quy trình của nhà tài trợ, qua nhiều bước, như: Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đã thực hiện xong khối lượng nhưng chờ kết quả kiểm đếm, ghi nhận của nhà tài trợ mới có thể giải ngân...
Tỉnh Cao Bằng kiến nghị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với KH vốn ngân sách Trung ương năm 2021 chưa phân bổ chi tiết 300 tỷ đồng là số vốn dự kiến bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), UBND tỉnh không đề xuất kéo dài số vốn này sang năm 2022. Tuy nhiên, để đảm bảo bố trí đủ vốn, hoàn thành dự án đúng tiến độ, KH, đề nghị bổ sung chỉ tiêu KH vốn giao cho dự án sau khi được phê duyệt đầu tư 300 tỷ đồng, cho phép không cắt giảm KH vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương của dự án tương ứng với số vốn trên. Cho phép tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm sang năm 2022, trong đó, 1.532,890 triệu đồng vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước), 15.486,284 triệu đồng vốn nước ngoài (ODA).  
Đối với Dự án đường tỉnh 208 từ thị trấn Đông Khê (Thạch An) - xã Cách Linh, Triệu Ẩu (Quảng Hòa) - xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (Hạ Lang) - xã Chí Viễn (Trùng Khánh); Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy cho phép tỉnh điều chuyển một phần KH vốn năm 2022 của dự án cho các dự án khác thuộc nguồn ngân sách Trung ương phù hợp với khả năng giải ngân của dự án, đồng thời cho phép tiếp tục bố trí KH vốn ngân sách Trung ương cho dự án trong năm 2023. Trường hợp không được điều chuyển, tỉnh kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân KH vốn năm 2022 không giải ngân hết của dự án sang năm 2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích rừng cho tỉnh Cao Bằng có điều kiện triển khai các dự án liên quan đến rừng tự nhiên.

Tác giả: Hoài Vũ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây